Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ

http://bantuyengiao.cantho.gov.vn

Ô Môn hoàn thành nhiều công trình góp phần chỉnh trang đô thị

Năm 2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn đã nỗ lực thi công hoàn thành đưa vào sử dụng hàng loạt công trình xây dựng cơ bản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần chỉnh trang đô thị Ô Môn. Ban còn tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của TP Cần Thơ được đầu tư xây dựng trên địa bàn quận, đến nay tiến độ đã đạt khá.
6
Công trình trọng điểm của quận là xây dựng Trung tâm hội nghị quận Ô Môn dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025.

Hoàn thành nhiều công trình

Ông Lê Ngọc Đĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn, cho biết: Năm 2024, toàn quận được bố trí vốn xây dựng cơ bản hơn 227,78 tỉ đồng cho 82 công trình; trong đó vốn thành phố hỗ trợ 1 công trình với 168 triệu đồng, vốn tiêu chí định mức 81 công trình  227,62 tỉ đồng. Tính đến ngày 3-12-2024 đã giải ngân hơn 179,67 tỉ đồng (đạt gần 78,9%); phấn đấu đến hết niên độ năm 2024 tỷ lệ giải ngân vốn đạt từ 95% trở lên. Về nguồn vốn bố trí, Ban tập trung đẩy nhanh tiến độ 25 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang và khởi công mới 30 công trình. Đến nay, Ban đã hoàn thành đưa vào sử dụng 17 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chỉnh trang đô thị Ô Môn. Các công trình còn lại phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay và trong năm 2025.

Theo đó, các công trình đã hoàn thành từ đầu năm 2024 đến nay gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trần Nguyên Hãn; nâng cấp các tuyến đường khu dân tộc nội trú; nâng cấp tuyến đường dân tộc nội trú - Trà Keo; Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo; Trường Mẫu giáo Long Hưng; Trường Tiểu học Long Hưng; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ; Trường THCS Lê Lợi; Trường Tiểu học Nguyễn Du; Trường THCS Thới Hòa. Công trình sửa chữa các nhà văn hóa khu vực phường Trường Lạc, khu vực phường Thới Long, khu vực phường Long Hưng; nâng cấp, sửa chữa khuôn viên trụ sở Quận ủy, MTTQ và UBND quận; nâng cấp, sửa chữa khu hành chính phường Phước Thới; nâng cấp, sửa chữa Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn; nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an phường Phước Thới, Công an phường Thới Long; nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn. Công trình xây dựng nhà văn hóa khu vực Thới Hưng; nâng cấp sửa chữa Trung tâm Văn hóa phường Thới Hòa, phường Thới Long; xây dựng Ban bảo vệ dân phố phường Long Hưng; nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường Thới Long; nâng cấp, sửa chữa trụ sở Phường đội Châu Văn Liêm, Phường đội Phước Thới, Phường đội Trường Lạc...

Các công trình đang thi công dự kiến hoàn thành từ nay đến cuối năm 2024 và trong năm 2025 gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh; tuyến đường Ngã Cạy - Ông Xì; tuyến đường Mương Bố đến Hợp tác xã Sầu Riêng; Trường Mầm non Anh Đào (giai đoạn 2); Trường Mẫu giáo Trường Lạc (giai đoạn 2). Công trình Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm Đình, giai đoạn 2); mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, đối với lớp 4, lớp 8; xây dựng Trung tâm hội nghị quận Ô Môn.

Với các công trình khởi công mới trong năm 2024, Ban đang tập trung thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đó là công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mương Khai, tuyến đường Long Định - Long Thành - Thới Hưng; nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Thới Long đến chùa Bà; nâng cấp đường dẫn vào các cầu trên phường Thới Hòa - Long Hưng và xây dựng cầu Rạch Phê. Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Vàm Cả Đấu giáp phường Thới Long; nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Kinh Ống đến Mười Đông; xây dựng cầu Ba Se; mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 5, lớp 9 Trường Mầm non Phước Thới, Trường Tiểu học Trần Phú, Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm Cây Me); nâng cấp sửa chữa Trung tâm Văn hóa phường Thới An. Công trình nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa phường Châu Văn Liêm (Quận đoàn cũ); nâng cấp, sửa chữa Khu hành chính phường Châu Văn Liêm; nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường Phước Thới; nâng cấp, sửa chữa trụ sở Trung tâm y tế quận Ô Môn (hạng mục cải tạo hệ thống PCCC và hệ thống xử lý nước); nâng cấp sửa chữa Bệnh viện Đa khoa Ô Môn (hạng mục: Khoa Phụ sản - Khoa Hồi sức tích cực - chống độc).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 25 công trình, dự kiến sẽ khởi công mới trong năm 2025. Đó là công trình xây dựng nhà văn hóa khu vực Thới Hòa B; xây dựng nhà văn hóa khu vực Thới Thuận; xây dựng nhà văn hóa khu vực Bình An; nâng cấp, mở rộng tuyến đường Út Sắt - Ngã ba Đình giáp Bình Hòa A; tuyến đường giao thông liên khu vực Bình Hòa - Bình Thuận. Công trình nâng cấp tuyến đường Châu Văn Liêm; nâng cấp mở rộng tuyến đường rạch Xẻo Nổ; tuyến đường liên phường Châu Văn Liêm - Phước Thới; nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Mương Bông; tuyến Kênh Mới - Vành Đai - Năm Kỵ; nâng cấp, mở rộng tuyến nhánh đường Lê Lợi; xây dựng cầu Thới Long; cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Tiểu học Nguyễn Hiền. Công trình Trường THCS Thới Long; Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (giai đoạn 1); xây dựng nhà văn hóa khu vực Thới Trinh A phường Thới An; nâng cấp sửa chữa trụ sở bảo vệ dân phố phường Thới Hòa; nâng cấp, sửa chữa trụ sở Kho bạc Ô Môn (trụ sở cũ); sửa chữa Trạm Y tế phường Trường Lạc; sửa chữa Trạm Y tế phường Thới An; xây dựng nhà nghỉ trung đội và sân đường nội bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn; nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an phường Long Hưng; phát triển hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (giai đoạn 2)...

Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thành phố

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn, về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, từ đầu năm 2024 đến nay Ban đã giải ngân được cho 393 hộ dân và 7 tổ chức, với tổng số tiền hơn 79,38 tỉ đồng tại 9 dự án. Trong đó, tập trung 5 dự án của thành phố và cấp Trung ương là Dự án cầu Ô Môn, Dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ, Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923, Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn.

Cụ thể, Dự án Cầu Ô Môn (đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ) thuộc Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam), đã phê duyệt 75/93 trường hợp (đạt 80,65%) với tổng số tiền 22,66 tỉ đồng; đã chi trả cho 70 trường hợp với số tiền 20,86 tỉ đồng; đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng. Dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C) đã phê duyệt 318/495 trường hợp (đạt 64,24%) với số tiền 382,05 tỉ đồng; đã chi trả cho 308 trường hợp với số tiền 372,14 tỉ đồng; đã bàn giao mặt bằng 3,7/7,8km (47,43%)…

Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 đã phê duyệt 117/128 trường hợp (91,41%) với số tiền 107,2 tỉ đồng; đã chi trả cho 114 trường hợp và 2 tổ chức với số tiền 107 tỉ đồng... Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 đã phê duyệt 448/720 trường hợp (đạt 62,22%) với số tiền 75,77 tỉ đồng; đã chi trả 424 trường hợp với số tiền 71,96 tỉ đồng; còn lại các trường hợp đang tiếp tục chi trả; hiện dự án này đã điều chỉnh tổng mức đầu tư mới tiếp tục triển khai... Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ vàm Ba Rích đến rạch Tầm Vu), phường Thới Hòa, Thới An, quận Ô Môn (phía bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu) - Giai đoạn 2: đoạn từ kênh Thủy Lợi 1 đến đối diện Rạch Ranh. Dự án này đã thực hiện phê duyệt 160/163 trường hợp (đạt 98,15%) với tổng số tiền 18,63 tỉ đồng, đã chi tiền 148 trường hợp với số tiền 16,23 tỉ đồng; hiện nay đơn vị thi công đang thực hiện thi công trên toàn tuyến.
 
Bài, ảnh: Phúc Bảo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây