Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ

http://bantuyengiao.cantho.gov.vn

Phong Điền đưa thêm nhiều công trình vào sử dụng, góp phần chỉnh trang đô thị

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền tập trung công tác xây dựng cơ bản, hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chỉnh trang đô thị khang trang, hiện đại. Song song đó, Ban quan tâm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của TP Cần Thơ được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, nhiều dự án đã cơ bản hoàn thành.
1213 7

Công trình xây dựng và nâng cấp Trường THCS Mỹ Khánh khang trang vừa hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nay.

Hoàn thành nhiều công trình

Ông Trần Hoàng Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền, cho biết: Năm 2024, Ban được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hơn 150,83 tỉ đồng. Tính đến ngày 4-11, Ban cùng các nhà thầu đã tập trung thực hiện các công trình và giải ngân được hơn 102,34 tỉ đồng, đạt 67,85% kế hoạch vốn giao. Ban phấn đấu đến hết quý IV-2024 sẽ giải ngân được 145 tỉ đồng, đạt 96,13% kế hoạch vốn giao và đảm bảo theo chỉ đạo của thành phố là đến cuối năm giải ngân nguồn vốn phải đạt từ 95% trở lên.

Năm nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 10 công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 và dự kiến khởi công mới 16 công trình trong năm 2024 (đến nay đã khởi công 8 công trình, các công trình còn lại khởi công trong quý IV-2024). Các công trình này chủ yếu là nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, trường học, trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, 10 công trình đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng (gồm 8 công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 và 2 công trình khởi công mới năm 2024), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần chỉnh trang đô thị Phong Ðiền. Ðó là công trình đường giao thông nông thôn (GTNT) Vàm Xáng - Ba Láng; Khu tái định cư Phong Ðiền; nâng cấp mở rộng tuyến GTNT Kênh chợ - Rạch Miễu; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường vào Trường THCS thị trấn Phong Ðiền. Công trình nâng cấp mở rộng trường Mầm non Tân Xuân; xây dựng bổ sung Trường Mầm non Mỹ Khánh; xây dựng và nâng cấp Trường Mầm non Mỹ Phước; xây dựng và nâng cấp trường THCS Mỹ Khánh; nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy quân sự xã Giai Xuân; xây dựng trụ sở Công an xã Giai Xuân.

Các công trình thi công chuyển tiếp còn lại, Ban phấn đấu hoàn thành trong năm nay, gồm: nâng cấp mở rộng tuyến GTNT từ Cầu Rạch Kè đến Bờ Hồ, nâng cấp tuyến GTNT cống Cầu Nhiếm - Vàm Bòng Bọng. Ngoài ra, 6 công trình khởi công mới đang trong quá trình thi công, Ban đang phấn đấu hoàn thành cuối năm nay đối với công trình nâng cấp mở rộng tuyến GTNT từ cầu Rau Mui đến giáp ranh ấp Mỹ Hòa; xây dựng Trung tâm Chính trị huyện. Còn lại 4 công trình hoàn thành trong năm 2025: nâng cấp mở rộng Trường Mầm non Trường Tây; xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Tân Thới 1; xây dựng nâng cấp Trường Tiểu học Nhơn Ái 1; nâng cấp, cải tạo tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền dự kiến trong quý IV-2024 khởi công các công trình kho lưu trữ huyện Phong Ðiền; sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung; xây dựng phòng chức năng và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Mầm non Nhơn Ái; nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Tân Nhơn. Công trình nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Trường Long 3; nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Tây Ðô; xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã Nhơn Ái; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền còn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho 7 công trình dự kiến khởi công trong năm 2025. Cụ thể gồm: Khu tái định cư Phong Ðiền (giai đoạn 2); bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung (giai đoạn 2); sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung; xây dựng phòng chức năng và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Mầm non Nhơn Ái; sửa chữa, cải tạo trụ sở Huyện ủy và các Ban Xây dựng Ðảng huyện Phong Ðiền; nâng cấp, xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở UBND huyện…

Giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Năm 2024, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Ðiền còn tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 7 dự án trọng điểm do thành phố đầu tư được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện. Cụ thể gồm: đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ; xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923; đường tỉnh 918, TP Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường tỉnh 918 với đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức); đường tỉnh 918 giai đoạn 2; xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917; cầu Tây Ðô, huyện Phong Ðiền và dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh.

Ðến nay, 3 dự án công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã cơ bản là cầu Tây Ðô, đường tỉnh 918, đường tỉnh 918 giai đoạn 2. Dự án Cầu Tây Ðô có quy mô dự án khoảng 2,67ha, chiều dài tuyến khoảng 700m; đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công 67/67 trường hợp và dự án đã hoàn thành. Dự án đường tỉnh 918 đi qua địa bàn huyện khoảng 3,2km; có 387 trường hợp ảnh hưởng; đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 378/387 trường hợp; đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khoảng 2,9km và tiến độ chung dự án đạt 98%. Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 đi qua địa bàn huyện chiều dài tuyến khoảng 3,25km; đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 133/136 trường hợp ảnh hưởng, bàn giao mặt bằng 128 trường hợp; đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khoảng 3,2km và tiến độ chung dự án đạt 98%...

Về tiến độ thực hiện các dự án còn lại, đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ tiến độ chung của dự án đạt khoảng 61,7%. Dự án này đoạn qua địa bàn huyện Phong Ðiền có chiều dài khoảng 4,9km, tổng diện tích thu hồi khoảng 41,8ha. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện là 562 tỉ đồng; đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 146/300 trường hợp bị ảnh hưởng (diện tích 20,7ha); chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 146 trường hợp (249,9 tỉ đồng); đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khoảng 1,8km… Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 tiến độ chung khoảng 46,9%; dự án đi qua địa bàn huyện Phong Ðiền khoảng 7,5km, dự kiến chi phí GPMB trên địa bàn huyện là 427 tỉ đồng; tổ chức, hộ dân ảnh hưởng là 750 trường hợp. Ðến nay, dự án đã chi trả bồi thường cho 225 trường hợp (155 tỉ đồng); đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khoảng 2,5km… Dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh chiều dài tuyến 1,75km, có 65 trường hợp bị ảnh hưởng, đã chi trả bồi thường cho 61 trường hợp; tiến độ chung của dự án đạt khoảng 90%. Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 chiều dài toàn tuyến 7km, đã chi trả tiền bồi thường cho 156/288 trường hợp; đã bàn giao mặt bằng chiều dài 3,5km và tiến độ chung của dự án khoảng 61,71%.
Bài, ảnh: Phúc Bảo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây