Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ

http://bantuyengiao.cantho.gov.vn

Sẽ khởi công dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) trước 30/4/2025

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và các sở, ngành về tình hình triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7).
2 1
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu khẳng định quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và giải ngân vốn đúng kế hoạch đã đề ra. Đây là dự án được Trung ương rất quan tâm do đó các sở ngành, đơn vị liên quan, chủ đầu tư cần nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp, ngành trong việc triển khai dự án, tránh tình trạng chậm trễ, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát tiến độ và đôn đốc thực hiện dự án. Tập trung công tác thu hồi đất, xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Đối với quận Ninh Kiều và quận Ninh Thủy cần sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư cho người dân trong giữa năm 2025. Đồng thời, ban hành và niêm yết giá đất cụ thể để tính bồi thường theo đúng cam kết, trong năm 2025 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.
 
2 2
Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều thông tin công tác triển khai dự án trên địa bàn Ninh Kiều.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là những trường hợp bị ảnh hưởng về kinh doanh, mua bán. Phối hợp cung cấp thông tin để người dân yên tâm. Cố gắng bảo vệ tối đa quyền lợi cho các trường hợp bị ảnh hưởng dự án, làm sao để có mặt bằng để triển khai thi công càng sớm càng tốt.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ, công trình này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố. Do đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để sớm đưa công trình vào vận hành.

"Đây là công trình đã kéo dài nhiều năm, bây giờ đã được quan tâm thì cần có sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ của người dân, cùng với thành phố làm sớm để đưa vào sử dụng", Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.
 
2 3
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ Lê Minh Cường báo cáo tiến độ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) cho biết, hiện Ban đã hoàn thành lựa chọn và triển khai thực hiện 5/12 gói thầu, đang tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại. Dự kiến ngày 20/4/2025 sẽ ký kết hợp đồng thi công và khởi công xây dựng công trình trước ngày 30/4/2025.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, các địa phương đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm và thống kê bồi thường thực hiện dự án, chủ động bố trí quỹ đất nền tái định cự cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số khó khăn trong thống kê, do hộ dân không có ở địa phương và một số trường hợp đang tranh chấp; chưa có đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng và giá đất cụ thể để tính bồi thường. Giá nền tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy cũng chưa được ban hành…

Nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Nguyễn Trãi - Trần Phú, điểm đầu dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7).

Liên quan đến dự án này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành quyết định ứng trước kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao hơn 410 tỷ đồng để ứng trước kế hoạch vốn cho dự án, từ nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023 hơn 196 tỷ đồng và 213 tỷ đồng từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023, nâng tổng số vốn từ ngân sách của Cần Thơ bố trí cho dự án đến nay lên hơn 414 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã giải ngân được hơn 33 tỷ đồng, đạt 8,13% kế hoạch vốn năm 2024.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 đoạn Km0 – Km7 được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt vào tháng 7 vừa qua với tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp 1. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2027.

Phạm vi dự án từ Km0, tại nút giao đường Cách Mạng Tháng 8 - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi thuộc địa phận quận Ninh Kiều. Điểm cuối tại Km7 Quốc lộ 91, kết nối vào đoạn Km7 - Km14 do Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện, thuộc địa phận quận Bình Thủy.

Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch 27,25 ha; trong đó, cần giải phóng mặt bằng 6,989 ha (quận Ninh Kiều gần 1,7 ha; quận Bình Thủy hơn 5,3 ha). Khoảng 994 cá nhân, hộ gia đình và 84 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, quận Ninh Kiều có 274 hộ gia đình, cá nhân và 36 tổ chức; quận Bình Thủy 720 hộ gia đình, cá nhân và 48 tổ chức.

Tổng chi phí giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 5.556 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn năm 2024 cần chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án khoảng 800 tỷ đồng

Quy mô dự án phần tuyến chính là đường đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h. Chiều dài toàn tuyến 7.040m, bao gồm cả cầu Bình Thủy dài 145m. Chiều rộng đường 23m, với 6 làn xe, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, có đoạn 4m.

Mục tiêu dự án là hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, phấn đấu xây dựng thành phố trở thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp.

Đồng thời dự án là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...

Dự án cũng nhằm xây dựng và hoàn thiện nâng cao hiệu quả khai thác Quốc lộ 91 qua Cần Thơ, đặc biệt kết nối khu cảng và khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, góp phần giảm ùn tắc giao thông và các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đoạn tuyến này.
Tin, ảnh: Liêm Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây