Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ

http://bantuyengiao.cantho.gov.vn

Sớm hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp VSIP Cần Thơ và sẵn sàng chào đón nhà đầu tư thứ cấp

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh, giai đoạn 1 (KCN VSIP Cần Thơ).
1128 2
Đoàn kiểm tra nghe nhà đầu tư VSIP báo cáo tiến độ KCN VSIP Cần Thơ.

Công trình đường nối từ quốc lộ 80 vào KCN VSIP Cần Thơ (đường D1) với tổng mức đầu tư trên 172,4 tỉ đồng đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 100%; tiến độ thi công đạt 79%. Dự kiến cuối năm 2024 hoàn thành đưa vào khai thác. Công trình đường nối từ đường dẫn cầu Vàm Cống vào KCN (đường D2) với tổng mức đầu tư trên 384,6 tỉ đồng, tổng chiều dài tuyến 1.217m đã bàn giao mặt bằng đạt 100%, dự kiến đến tháng 4-2025 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Khu TÐC phục vụ KCN có tổng diện tích quy hoạch 52,2ha, giai đoạn 1 thực hiện 22,5ha, bố trí 547 nền TÐC, với dân số dự kiến khoảng 4.000 người. Ðến nay, khu TÐC giai đoạn 1 đã bàn giao 100% mặt bằng và đã khởi công từ tháng 8-2024. Dự kiến đến trước tết Nguyên đán 2025 sẽ hoàn thiện trước 300 nền TÐC để tổ chức cho người dân bốc thăm vào nhận nền, xây dựng nhà ở. Ðối với KCN VSIP Cần Thơ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 100% diện tích, tương đương với 293,7ha. Chủ đầu tư VSIP đã xử lý đất yếu phía đường tiếp giáp với đường dẫn từ quốc lộ 80 vào KCN được khoảng 65%. Ðồng thời, đang chuẩn bị mặt bằng để thi công nhà máy xử lý nước thải cũng như thực hiện các công tác khác. Nhà đầu tư VSIP cũng đề nghị các sở, ban, ngành thành phố hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sớm hoàn thiện hạ tầng, sớm có đất sạch bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại các công trình, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng tổng diện tích khoảng 300ha của KCN và các công trình phục vụ KCN chỉ trong vòng 10 tháng. Vì vậy, các sở, ban, ngành thành phố, UBND huyện Vĩnh Thạnh sau khi hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng các công trình này, cần sớm tổ chức sơ kết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đánh giá rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho các KCN mới, các dự án trọng điểm tiếp theo của thành phố.

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các sở, ban, ngành hữu quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư VSIP và khẳng định quyết tâm cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung cao độ cho dự án VSIP Cần Thơ. VSIP cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư hạ tầng KCN, phấn đấu đến tháng 4, tháng 5-2025 có thể chào đón các nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên vào khởi công xây dựng nhà xưởng để cùng thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Việc khởi công xây dựng các nhà máy mới trong KCN VSIP Cần Thơ sẽ góp phần đánh dấu tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tạo động lực mới và sinh khí mới cho sự phát triển chung của thành phố.
Tin, ảnh: Minh Huyền
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây